<html>
<head><meta http-equiv='content-type' content='text/html;charset=UTF-8' />
</head><body>
<font color='black' style='font-size:20px;'>Krzysztof Małaśnicki</font>
<table border='3'><tr><td>Task</td><td>Start</td><td>End</td><td>Status</td></tr>
<tr><td>K: Realizacja możliwości komunikacji z serwerem i GM.</td><td>05.03.12</td><td>25.03.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>K: Realizacja mozliwości przeprowadzenia rozgrywki w trybie automatycznym.</td><td>27.03.12</td><td>06.04.12</td><td>finished</td>
<tr><td>K: Realizacja modułu SI.</td><td>07.04.12</td><td>14.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>K: Realizacja prezentacji wyników gry w Turnieju.</td><td>16.04.12</td><td>12.05.12</td><td>finished</td></tr>
</table>
<font color='black' style='font-size:20px;'>Ilość godzin pracy: 42</font>
<br /><br />

<font color='black' style='font-size:20px;'>Łukasz Wrzesiński</font> <br />
<table border='3'>
<tr><td>Task</td><td>Start</td><td>End</td><td>Status</td></tr>
<tr><td>MK: Realizacja możliwości komunikacji z serwerem i klientem.</td><td>05.03.12</td><td>25.03.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>GM: Realizacja modułu odpowiedzialnego za reguły gry.</td><td>26.03.12</td><td>31.03.12</td><td>finished</td><td></tr>
<tr><td>GM: Realizacja możliwości przeprowadzęnia rozgrywki.</td><td>01.04.12</td><td>14.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja możliwości organizowania Trunieju.</td><td>15.04.12</td><td>12.05.12</td><td>finished</td></tr>
</table>
<font color='black' style='font-size:20px;'>Ilość godzin pracy: 41</font>
<br /><br />

<font color='black' style='font-size:20px;'>Bogusław Zaręba</font> <br />
<table border='3'><tr><td>Task</td><td>Start</td><td>End</td><td>Status</td></tr>
<tr><td>MK: Realizacja reprezentacji widomości protokołu.</td><td>28.02.12</td><td>12.03.12</td><td>finished</td><td></tr>
<tr><td>MK: Parsowanie wiadomości.</td><td>13.03.12</td><td>25.03.12</td><td>finished</td><td></tr>
<tr><td>S: Realizacja puli graczy oczekujących na rozgrywkę.</td><td>26.03.12</td><td>09.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja możliwości organizowania gier(w trybie normalnym).</td><td>10.04.12</td><td>17.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja możliwości organizowania Trunieju.</td><td>18.04.12</td><td>12.05.12</td><td>finished</td></tr>
</table>
<font color='black' style='font-size:20px;'>Ilość godzin pracy: 45</font>
<br /><br />

<body><font color='black' style='font-size:20px;'>Dymitr Załunin</font> <br /><table border='3'>
<tr><td>Task</td><td>Start</td><td>End</td><td>Status</td></tr>
<tr><td>MK: Realizacja możliwosci komunikacji z hostem przez TCP.</td><td>28.02.12</td><td>03.03.12</td><td>finished</td><td></tr>
<tr><td>Możliwość komunikacji zgodnie z protokołem.</td><td>04.03.12</td><td>25.03.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja obsługi klienta(w trybie normalnym).</td><td>26.03.12</td><td>01.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja obsługi GM(w trybie normalnym).</td><td>02.04.12</td><td>11.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja możliwości organizowania gier(w trybie normalnym).</td><td>12.04.12</td><td>22.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>Mozliwość grania w trybie normalnym</td><td>23.04.12</td><td>30.04.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>S: Realizacja możliwości organizowania Trunieju.</td><td>01.05.12</td><td>12.05.12</td><td>finished</td></tr>
<tr><td>Mozliwość grania w trybie Turnieju.</td><td>13.05.12</td><td>15.05.12</td><td>finished</td></tr>
</table>
<font color='black' style='font-size:20px;'>Ilość godzin pracy: 44</font>
<br /><br />

Last modified: <font color='red' style='font-size:20px;'>29.05.2012</font>

</body>
</html>

